## TB3.2 - Detailplanning (8 weken)

Inleiding Je hebt je werkbegroting uitgewerkt en hebt dus inzicht in de hoeveelheid werk per bestekspost voor het gedeelte van de wijk waar jij de bestektekeningen hebt gemaakt. Je gaat nu de werkzaamheden in chronologische volgorde van uitvoering zetten en vertalen in een detailplanning, Opdracht Nu ga je een uitvoeringsplanning maken voor de komende 8 weken. Je gaat per bestekspost bepalen door WIE (ploegsamenstelling) het werk gemaakt wordt, welke MATERIALEN er besteld en verwerkt moeten worden, welke MATERIEEL of HULPCONSTRUCTIES heb je daarbij nodig. Denk hierbij na dat bepaalde werkzaamheden parallel kunnen lopen omdat ze steeds in een ander deel van de straten worden uitgevoerd. Uitgangspunt is dat al het grondwerk, IT riool, banden stellen en straatwerk in 8 weken uitgevoerd moet worden. Je gaat berekenen hoeveel machines en werkploegen er op het werk ingezet moeten worden om het geheel binnen 8 weken uit te voeren. Je gaat ook inplannen wanneer je de materialen moet afroepen etc. Je mag niets in onderaanneming uit laten voeren. Eindproduct Een in Excel uitgewerkte uitvoeringsplanning waarbij onderscheid wordt gemaakt in de personeelsplanning, materiaalplanning en materieelplanning. Je geeft ook aan wanneer de materialen afgeroepen moeten worden, denk hierbij aan de productietijd.

Relatie Kwalificatiedossier |
Extra bronnen |