## Aanwjizingen en eisen

- De planning geeft de werkzaamheden voor de aanleg van het blotevoetenpad in de juiste volgorde weer.
- Binnen een week moet het pad worden aangelegd. Op maandag wordt gestart. Op zaterdag moeten de werkzaamheden worden afgerond.
- Voor de verschillende werkzaamheden is het aantal benodigde vrijwilligers ingepland.
- Iedere vrijwilliger wordt minimaal 1 keer ingepland.
- De vrijwilligers worden op een dag maximaal 1 dagdeel ingezet. De vrijwilligers werken in een week maximaal 4 dagdelen.
- De planning houdt rekening met de beschikbaarheid en de voorkeuren van iedere vrijwilliger.
- Victor en Lois mogen geen zwaar werk verrichten.

# Werkzaamheden aanleg blotevoetenpad

Het aanleggen van het pad bestaat uit de volgende werkzaamheden:

- Er wordt gestart met het weghalen van het onkruid langs de paden. Hiervoor worden in de ochtend 2 vrijwilligers ingezet.

- Daarna wordt het pad schoongeveegd. Hiervoor worden ook 2 vrijwilligers ingezet.
- Dinsdag, woensdag en donderdag worden in de ochtend de grondsoorten door 2 vrijwilligers geplaatst. Dit is zwaar werk. Dinsdagmiddag, woensdagmiddag en donderdagmiddag planten 2 vrijwilligers de planten.
- Op vrijdagochtend en vrijdagmiddag maken 2 vrijwilligers het pad helemaal netjes.
- Op zaterdagochtend moeten 2 vrijwilligers de borden met informatie over de planten en de ondergronden plaatsen.
- Als het pad klaar is, loopt 1 vrijwilliger de route na om te controleren of alles klaar is voor de opening.