## TB3.3 - Detailplanning

Inleiding In een detailplanning maak je de planning voor de uit te voeren werkzaamheden voor de komende 6 weken. Je plant de werkzaamheden op de juiste volgorde van uitvoering en koppelt daar de verschillende type medewerkers en machines aan. In je werkbegroting heb je de uitvoeringstijd per werkstap al berekend. Opdracht Werk in Excel een detailplanning uit voor alle werkzaamheden van de gevel van het woningbouwproject. Denk hierbij ook aan alle tijdelijke voorzieningen die je hiervoor moet treffen, het vervoeren van de grond, aanbrengen van folies en het afroepen en aanleveren van materialen etc. Eindproduct Een gedetailleerde planning in Excel voor alle werkzaamheden Breng per werkstap/acticviteit in beeld welke medewerkers en machines ervoor ingezet worden.

Relatie Kwalificatiedossier | Werkproces 2.3 Werkproces 2.4 Werkproces 3.3
Extra bronnen |

format detailplanning