## TB8.9 - Detailplanning

Inleiding Plannen is 1, de planning halen nog veel belangrijker! Opdracht Na het maken van een overallplanning ga je deze nu verder uitwerken tot een detailplanning. Dit maak je van de onderstaande delen, detailplanning ruwbouw loods, 6 weken tot in detail plannen. Eindproduct De plannign laat de volgende onderdelen zien: Arbeidsbehefte obv normen berekenen Omvang werkploegen aangeven Reële dagenplanning maken Materiaal planning (wat en wanneer moet geleverd worden) Materieel planning (wat en wanneer moet ingezet worden)- Ruwbouw start na het leggen /storten begane grondvloeren / fundering

Relatie Kwalificatiedossier |
Extra bronnen |