## TB8.5 - Overallplanning

Inleiding Een goede planning bespaart tijd en dus geld. Opdracht Voor de bouw van de loods ga je een overallplanning maken. Dit doe je op basis van de inschrijfbegroting. Hiervoor heb je immers je bouwmethode al bepaald en per werkstap op basis van de formule "hoeveelheid x arbeidsnorm = arbeidsbehoefte" berekend. Nu ga je bepalen hoe de samenstelling van je werkploeg(en) wordt en ga je het aantal werkdagen berekenen voor alle werkzaamheden. Op basis hiervan kun je de dagenplannning maken en je overall planning maken. Let op, er kunnen ook meerdere werkzaamheden parallel uitgevoerd worden, dit verkort de totale bouwtijd. Eindproduct - Overallplanning - Let op: voorzien van kalenderschaal en prognoseschaal - Een goede projectanalyse in de linker kolom - Een logische projectanalyse aan de hand van het document 'ploegtempo' in de map context

Relatie Kwalificatiedossier |
Extra bronnen |

inschrijf begroting + planing incl hfdst indeling BOUW + INFRA normen en prijzen.xls