## nacalculatie

Je hebt een offerte of voorcalculatie gemaakt. Tijdens het werk noteer je de werkelijk gemaakte uren, gebruikte materialen en machine-uren bij. Aan de hand van deze gegevens kun je bij een volgende offerte nauwkeurig kunnen bepalen hoe veel tijd een klus werkelijk kost.

Daarnaast kun je ook zien of er verschillen zijn tussen de personeelsleden. Misschien kan het ene personeelslid 10 m2 bestrating leggen per dag, terwijl een ander personeelslid, met minder ervaring, op dag 6m2 bestrating legt. Ook deze gegevens kunnen erg nuttig zijn om goed vte kunnen begroten. In het voorbeeld een excel bestand om de gegevens te verwerken.

uren en materialen registratie per klant