## 2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk leer je inzicht te verkrijgen in de beschikbare tijd en machines voor het object en de vordering van de werkzaamheden.
Wil je inzicht hebben in de nog resterende beschikbare tijd voor het object dan zal er bijgehouden moeten worden hoeveel uren je aan de verschillende werkzaamheden hebt besteed. In 'werkvoorbereiding van tuinen' kun je zien hoe de begroting in elkaar steekt. Dit is in feite de voorcalculatie van het object.
Door de arbeidsuren, machine-uren en materialen op de werkbriefjes te noteren en daarna op de objectkaart te verwerken kun je snel zien of de uitvoering volgens de planning verloopt. Bij totale invulling van de objectkaarten zal dus blijken of een object goed gecalculeerd is of niet. Dit is in feite de nacalculatie.
Achtereenvolgens komen in dit hoofdstuk aan de orde:

- Het invullen van de werkbrief;
- Het controleren van de werkbrief;
- Het invullen van een aanlegobjectkaart;
- Het invullen van een onderhoudsobjectkaart;
- Samenvatting.