## 7.1 Inleiding

Doelstelling: In dit hoofstuk leer je hoe je het uitgevoerde werk aan de klant/opdrachtgever overdraagt en de inboet uitvoert. Opleveren wil zeggen datje het object hebt voltooid en je het werk overdraagt aan de klant/opdrachtgever.

Inboeten is het vervangen van verkeerd geleverd, slecht gevormd, kwijnend, dood of verloren gegaan plantma teriaal door materiaal van dezelfde soorten variëteiten in de voorgeschreven kwaliteit.

Om hetwerkte kunnen opleveren moetjeweten op welke basis het werk is aangenomen. In de tuinaanleg kan werk op de volgende wijzen worden aangenomen:

- Werktekening(en) met bijbehorend bestek;
- Werktekening(en) metwerkomschrijving;
- Tekening(en) met daarop de werkomschrijving verwerkt; - Offerte;
- Mondelinge afspraak;
- Regie werk.

Aan de hand van een van de bovengenoemde informatiebronnen moet de opdrachtgever het werk controleren. Indien het werk door
een adviesbureau en/of architect is begeleid dan zullen zij het werk controleren. Maar de aannemer levert het werk op.
Een werk kan in zijn geheel of in delen worden opgeleverd. Worden bij de oplevering grove fouten geconstateerd dan vindt er geen
oplevering plaats.
Een werk dat niet begeleid wordt door een architect of adviesbureau zal door de hovenier zelf worden opgeleverd.
Samen met de klant zal deze moeten controleren of het werk correct is uitgevoerd. Is het werk goed uitgevoerd dan kan de aannemer
(hovenier) overgaan tot het indienen van de eindafrekening.
Bij een dergelijke oplevering is het belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt over garantie, inboet, nazorg en het eerste onderhoudsjaar.
Bij het werken met een bestek of werkomschrijving is dit allemaal omschreven.

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde:

- Beoordelen van de totale aanleg;
- Beoordelen van het totale onderhoud;
- Het inboeten van een beplanting;
- Samenvatting