## Oplevering en nacalculatie: projectadministratie en oplevering

Projectadministratie

In jullie rol als uitvoerder ben je niet altijd bij elk project ter plaatse. Omdat je wel eindverantwoordelijk blijft bij deze projecten moet je dus op de hoogte blijven van de voortgang van deze projecten.

Vraag 1: Een uitvoerder stuurt doorgaans op drie aspecten. Welke zijn dat?

Vraag 2: Welke risico's loop je wanneer je op deze aspecten geen controle hebt?

Vraag 3: Welke informatie heb je nodig om hierop te kunnen sturen en hoe kom je aan deze informatie?

Opdracht 4: Maak een Excelbestand waarin je een manier ontwerpt (incl formules) om je projectadministratie bij te kunnen houden.

Opleveren

Elk werk start met een afspraak. Dit kan een werkomschrijvende offerte en/of een tekening of wellicht een bestek zijn. Op een goed moment is het werk klaar en ga je het opleveren. In deze en de volgende les gaan we wat meer inzoomen op het proces van opleveren want dat is niet geheel vrijblijvend zoals je zal merken.

Wikipedia opleveren

Wettekst over opleveringen

Vraag 1: Geef in je eigen woorden een definitie van de term 'opleveren'

Vraag 2: Waarom is het voor een aannemer belangrijk het werk op te kunnen leveren?

Vraag 3: Waarom is het voor een opdrachtgever belangrijk om het werk opgeleverd te krijgen?

Vraag 4: Wat zijn de uitgangspunten voor de oplevering?

Proces-verbaal van oplevering

Vraag 5: Onder welke voorwaarden kan de opdrachtgever een oplevering weigeren?

Vraag 6: Wat gebeurt er als een opdrachtgever een oplevering onterecht weigert?

Vraag 7: Hoe ga je om met gebreken die een oplevering niet in de weg staan maar wel opgelost moeten worden?

Vraag 8: Welk termijn wordt meestal aangehouden voor de aannemer om de resterende gebreken te herstellen?

Vraag 9: Wie is verantwoordelijk voor zichtbare gebreken na de aanvaarding?

Vraag 10: Wie is verantwoordelijk voor niet zichtbare gebreken na de aanvaarding?

Vooroplevering

Vraag 11: Wat is een vooropname / vooroplevering?

Vr aag 12: Waarom is het nuttig een vooropname te doen?

Gebreken en herstel deel 2

Vraag 13: Het bovenstaande artikel geeft de regels zoals die in het UAV (Uniforme Administratieve Voorwaarden) zijn beschreven. Welke regels gelden wanneer er niet volgens deze voorwaarden gewerkt wordt?

Vraag 14: Je verwacht een werk op 17 juni op te kunnen leveren. Maak een tijdspad met de termijnen welke in bovenstaande link te vinden zijn

Gebreken en herstel deel 1

Vraag 15: Wat is opschortingsrecht?

Vraag 16: Welke termijn wordt meestal aangehouden bij het opschorten van betaling?