## Simulatie 2

Simulatie 2: Wijziging in de Installatie van Zonnepanelen (Meerwerk)

De opdrachtgever besluit halverwege het project dat er zonnepanelen op het dak van elke woning moeten worden geïnstalleerd, ondanks dat dit aanvankelijk niet in het ontwerp zat. Dit brengt extra kosten en werk met zich mee, zoals het aanpassen van de dakconstructie en de elektrische installaties.

- Meerwerk:
  - Dakconstructie aanpassen voor extra gewicht van de zonnepanelen.
  - Aanpassen van de elektrische installatie voor aansluiting van zonnepanelen.
  - Installatie van de zonnepanelen en bijbehorende bekabeling.
- Vragen voor de studenten:
  - Welke bijkomende kosten moet je berekenen (materialen, arbeid, tijd)?
  - Hoe zou je deze wijziging in de planning opnemen?