# Week 4 Opzetten planning

Opdracht: Uitvoeringsplanning maken – Week 4

Doel van deze opdracht:
Je leert hoe je een hoofd uitvoeringsplanning opstelt op basis van eerder verzamelde informatie en realistische inschattingen van tijd en werk. Ook leer je samenwerken binnen een groter bouwproject.

Wat ga je doen?

In deze opdracht maak je samen met een studiegenoot een uitvoeringsplanning van (een deel van) het bouwproject 11 woningen Nietap. Je werkt in tweetallen. Elk tweetal werkt 1 of 2 bouwfasen uit, afhankelijk van de grootte van de fasen. Het is belangrijk dat iedere student ongeveer evenveel activiteiten uitwerkt.

Je maakt gebruik van:

- De onderdelen die je hebt uitgewerkt tijdens opdracht week 2
- De begroting
- Het document met productierichtlijngetallen (bijgevoegd)
- De bouwfasen-indeling per tweetal (bijgevoegd)

Werkwijze

- Verdeling van bouwfasen:
  Bekijk in het bijgevoegde document “Bouwfasen per tweetal” welke fase(n) jullie gaan uitwerken.
- Activiteiten in kaart brengen:
  Bepaal welke werkzaamheden binnen jullie fase vallen. Gebruik hierbij wat je in week 2 hebt voorbereid en vul of pas aan m.b.v. de ontvangen feedback
- Tijdsduur per activiteit bepalen:
  Gebruik de begroting en het document “Productierichtlijngetallen” om per activiteit een realistische tijdsinschatting te maken.
- Planning opstellen:
  - Gebruik het format van de planning die je hebt gemaakt tijdens bedrijfskunde.
  - Startdatum: 3 februari 2025
  - Geef in een kolom de hoeveelheden aan die je haalt uit de begroting in een aparte kolom.
  - Geef in een kolom aan hoe groot de ploeggrootte is per activiteit. Maak ook een kolom waarin je aangeeft hoeveel ploegen je in totaal inzet.
  - Denk na over een logische volgorde binnen je planning. Welke activiteiten hebben een start-start, eind-start of eind-eind relatie?
- Samenwerking binnen tweetal:
  Zorg ervoor dat het werk eerlijk verdeeld is. Elk van jullie werkt een gelijk deel van de activiteiten uit. Vermeld dit ook kort in jullie toelichting.

Wat lever je in?

- Een uitvoeringsplanning van jullie toegewezen bouwfase(n)
- Een korte toelichting (max. 150 woorden) per tweetal waarin je beschrijft:
  - Hoe jullie tot de tijdsduur zijn gekomen
  - Hoe de taken verdeeld zijn
  - Welke keuzes jullie hebben gemaakt in de planning

Benodigd materiaal:

- Eigen uitgewerkte onderdelen van week 2
- Bijlage: “Bouwfasen per tweetal”
- Bijlage: productierichtgetallen
- Begroting

De diepte in?

Voor een meer gedetailleerd inzicht in de uitvoering en kosten kun je ook gebruik maken van het E-book calculatievoorbeelden.

Bouwfasen-indeling per tweetal.xlsx