# Week 3 Hoeveelheden controleren

Opdrachtomschrijving: Controleren van Hoeveelheden in de Bouw

Doel van de opdracht:
Het doel van deze opdracht is om inzicht te krijgen in het belang van het controleren van hoeveelheden tijdens een bouwproject. Als uitvoerder is het essentieel om de hoeveelheid materialen en werkzaamheden nauwkeurig te monitoren om kostenoverschrijdingen, vertragingen en fouten te voorkomen. Deze opdracht helpt je vaardigheden te ontwikkelen in het controleren van hoeveelheden en het toepassen van deze kennis in de praktijk.

Opdrachtbeschrijving:
Je krijgt de taak om een specifiek deel van een bouwproject te controleren op hoeveelheden, gebaseerd op de oorspronkelijke begrotingen en ramingen. Dit kan bijvoorbeeld het aantal kubieke meters beton, het aantal vierkante meters tegelwerk of het aantal stuks van een bepaald bouwmateriaal zijn. Je zult de volgende stappen moeten doorlopen:

1. Vergelijken van de begroting met de getekende hoeveelheden:

   - Bekijk de tekeningen, het bestek en de projectbegroting.
   - Trek de getekende hoeveelheden van jou onderdeel uit.

2. Documenteren van afwijkingen:

   - Maak een lijst van de berekeningen van de getekende hoeveelheden.
   - Geef aan of er meer of minder materiaal is getekend dan begroot en verklaar waarom dit het geval kan zijn.

3. Analyse van de gevolgen:

   - Beschrijf hoe de afwijkingen de kosten en de voortgang van het project kunnen beïnvloeden.
   - Denk na over mogelijke oplossingen om de afwijkingen te corrigeren of te voorkomen in de toekomst.

4. Rapportage:

   - Stel een kort rapport op waarin je je bevindingen duidelijk en gestructureerd presenteert.
   - Dit rapport moet de controle van hoeveelheden, eventuele afwijkingen en de impact op het project bevatten.

Leerdoelen:

- Het ontwikkelen van vaardigheden in het controleren van hoeveelheden op de bouwplaats.
- Het leren herkennen van afwijkingen tussen ramingen en werkelijke hoeveelheden.
- Het begrijpen van de impact van afwijkingen op kosten, planning en kwaliteit van het project.
- Het verbeteren van de rapportagevaardigheden en het communiceren van bevindingen op een professionele manier.

Vereisten:

- Het gebruik van bouwtekeningen, bestekken en projectbegrotingen.
- Het vermogen om nauwkeurig te meten en hoeveelheden te berekenen.
- Het rapporteren van bevindingen op een duidelijke en gestructureerde manier.

Beoordeling:
Je wordt beoordeeld op de nauwkeurigheid van je berekeningen, je vermogen om afwijkingen te identificeren, je analyse van de gevolgen van deze afwijkingen en de helderheid van je rapport.

Onderstaand staan de werkpakketen weergegeven.

Werkpakketten na-calculatie |
Werkpakket 1 | aantal
Funderingsbalken | 269,22 m1
Staallatei VEBO | 167,65 m1
Werkpakket 2 | aantal
Gevelstenen WF B3 | 1160,67 m2
Montagekozijn met opdekdeur W-PR1 | 77 set
Werkpakket 3 | aantal
Gasbeton elementen | 646,19 m2
Kantplanken sandwichpanelen | 35,42 m1
Werkpakket 4 | aantal
Spouwisolatie glaswol | 989,69 m2
Kunststeen vensterbanken | 102,45 m1
Werkpakket 5 | aantal
Cement dekvloer Cw12 | 1320,76 m2
Vloertegels gelijmd | 65,05 m2
Werkpakket 6 | aantal
Wandtegels gelijmd | 263,87 m2
Prefabbeton raamdorpel | 113,2 m1

Onderstaand staat aangegeven voor welk werkpakket je de controle moet gaan uitvoeren.

Bo | de | Boer | 1
Jorn |  | Boer | 2
Lennart |  | Bosch | 3
Kawtar |  | Bouhannouch | 4
Milan |  | Braam | 5
Ensar |  | Çiçekli | 6
Vera |  | Craanen | 4
Jort |  | Degen | 2
Gillian |  | Dohle | 3
Yim |  | Dorreboom | 4
Tristan |  | Drenth | 5
Erik |  | Hamming | 6
Danu |  | Henrycoos | 1
Kathy |  | Honders | 2
Levi |  | Jager | 3
Patrick |  | Jansen | 4
Milan |  | Jünemann | 5
Ilayda |  | Kaçiran | 6
Mohammad |  | Kreidli | 1
Marijn |  | Liewes | 1
Maen |  | Mousa | 3
Mika | De | Pauw | 4
Darwin |  | Pool | 5
Merlijn |  | Tijssen | 6
Jeffrey | van der | Veen | 1
Kars |  | Veenhuizen | 2
Norick |  | Veldhuis | 3