## Simulatie 8

Simulatie 8: Foutieve Levering van Metselwerkmaterialen (Minderwerk)

Er is een fout in de levering van de bakstenen voor de gevels. De verkeerde soort stenen worden geleverd, en na overleg wordt besloten om een goedkopere alternatieve steen te gebruiken die minder kosten met zich meebrengt. Dit resulteert in minder werk, omdat er geen extra kosten zijn voor de nieuwe materialen en de stenen sneller te verwerken zijn. De stenen zijn 10% sneller te verwerken.

- Minderwerk:
  - Gebruik van goedkopere bakstenen die minder arbeidsintensief zijn om te verwerken.
  - Vermijden van kosten voor het omruilen van de stenen en extra leveringskosten.
  - Geen extra arbeid voor de verwerking van andere materialen.
- Vragen voor de studenten:
  - Hoe bereken je de besparing die ontstaat door het gebruik van goedkopere bakstenen?
  - Welke invloed heeft de verandering in materialen op de algemene kosten en planning?