# Week 2 Overzicht werkzaamheden

Je gaat deze week aan de slag met het opstellen van alle activiteiten die plaats gaan vinden voordat je uiteindelijk de woning oplevert. Denk daarbij niet alleen aan je eigen werkzaamheden, maar ook aan die van onderaannemers.

Om zicht te krijgen op alle werkzaamheden die voorkomen bij dit project maak je gebruik van alle tekeningen en het bestek. Je bent nu bezig met een projectanalyse.

Vul alle werkzaamheden op basis van bouwfasen en op basis van werkvolgorde in.

Je maakt hiervoor een overzichtslijst in Excel waarbij je gebruik maakt van het volgende format.

Maak goed gebruik van alle tekeningen en de TO

Voor de hoofdstukken en codes kun je gebruik maken van het volgende overzicht