# Week 1 Project- en procesanalyse

Om een beeld te krijgen van het bouwwerk welke uitgevoerd moet worden start je met een project- en procesanalyse. Tijdens een projectanalyse ga je uitzoeken wat er gebouwd moet worden, met welke materialen, welke budgetten er zijn, waar het bouwwerk moet komen, welke regels er zijn en vergunningen etc. De procesanalyse geeft je antwoorden op vragen als op welke wijze je wilt gaan bouwen, wanneer en met wie.

Opdracht 1A

Deze week ga je daarom aan de slag met een aantal vragen en opdrachten om een beeld te krijgen van het project. Deze vragen vind je hier en staan als opdracht in Teams.

Informatie TEKENING lezen project Hoevelaken

Vragenlijst behorend bij de tekening Hoevelaken

Informatie BESTEK lezen project Hoevelaken

Vragenlijst behorend bij het bestek Hoevelaken

Opdracht 1B

Omdat je ook vooraf moet weten wat je allemaal nodig hebt tijdens het bouwen. Logistiek gebeurt er namelijk heel wat op een bouwplaats. Je gaat deze week kijken wat dit allemaal is en je probeert een inschatting te maken van wat jij voor dit project nodig hebt. Je kunt meer informatie vinden over de logistiek op de bouw via Uitvoering (noordhoff.nl)

Wat er allemaal op een bouwplaats te vinden is kun je hier vinden in onderstaande documenten.

Voor deze opdracht gaan jullie een bouwplaatsinrichtingstekening maken. Een groot onderdeel van een bouwplaatsinrichting is het bedenken van een opstelplek voor de hijskraan. Geef een advies welke hijskraan bij Mammoet geregeld moet worden voor het leggen van de tweede verdiepingsvloer.

https://hijskraanhuren.nl/wp-content/uploads/2015/05/spierings-sk-377-at3-2.jpg

Bouwplaats inrichting onderdelen

Aanvullende gegevens bouwplaatsinrichting