# Week 6 Bouwplanlijnen

Tijdens de uitvoering is het zaak om de voortgang van de bouw goed in de gaten te blijven houden om daar waar nodig actie te ondernemen als er achterstanden of problemen kunnen ontstaan. Op de overallplanning werk je daarom met planlijnen en actuele bouwlijnen. Deze geven je een beeld van de stand van het werk op dat moment. Als uitvoerder is het jouw taak om daar waar nodig actie te ondernemen. Naast de voortgang van het werk is de opname ook belangrijk voor het verrekenen van de bouwkosten naar de opdrachtgever. Voorafgaande zijn er termijnen vastgesteld waarin is aangegeven welke kosten op welk moment mogen worden gefactureerd. Als aannemer wil je daarom weten wanneer deze momenten zijn aangebroken.

Men gaat verderop in de straat nogmaals dezelfde woning bouwen nu zijn ze echter de planning kwijt geraakt. Het bedrijf vraagt jou als assistent-uitvoerder om aan de hand van de filmpjes de nieuwe planning te maken.
Alleen dan start dit project 19 juli 2023. Alleen de kleuren van de kozijnen en een andere steen is het verschil met de vorige keer.

Opdracht 7a
Je gaat aan de hand van de onderstaande filmpjes een planning maken.
Het is handig om eerst de werkzaamheden/activiteiten te noteren en daarna tijd te koppelen aan dat wat je gezien hebt. Vanuit de filmpjes zet je de waarneming direct in de Excel(onderstaande link). Je kan namelijk het filmpje makkelijk even op pauze zetten.

Denk er wel om dat je zoveel mogelijk de juiste bouwkundige benamingen weet te gebruiken. Vergeet ook niet om bijvoorbeeld de steigers te benoemen ook wanneer ze eventueel weg zijn zo kan men ook goed zien wat deze zouden moeten kosten.
Opdracht 7b

Nu wissel je je planning met een collega student. Dit doe je doormiddel van het excel document om te zetten in een Pdf-bestand. Let hierbij op dat je wel het juiste formaat invoert zodat wel alles op 1 blad komt. Je collega gaat van een week naar keuze de stand lijn/planlijn intekenen dit is automatisch een check/ uitwisselingsmoment van ervaringen en waarnemingen.
We leggen in de les uit wat de Planlijn is en wat de Standlijn is en hoe je deze intekent.
dit doe je digitaal dit kan op diverse manieren. Onderstaand staat ook informatie hoe het zou kunnen. Mocht dat niet lukken meld je dan even deze opdracht gaan we tijdens de les uitvoeren.

Theorie rondom plannen

Timelaps woning Groothuisbouw Emmeloord

Dag 1 Time lapse fundering (Groothuisbouw Emmeloord) Maasbracht - YouTube

Dag 2 Time lapse aanvullen grond (Groothuisbouw Emmeloord) Maasbracht - YouTube

Dag 3 Time lapse kalkzandsteen lijmen dag 1 (Groothuisbouw Emmeloord) Maasbracht - YouTube

Dag 4 Time Lapse kalkzandsteen lijmen dag 2 en steigers (Groothuisbouw Emmeloord) Maasbracht - YouTube

Dag 5 Time lapse Opbouwdag 1 (Groothuisbouw Emmeloord) Maasbracht - YouTube

Dag 6 Time lapse Opbouwdag 2 (Groothuisbouw Emmeloord) Maasbracht - YouTube

Dag 7 Time lapse dakpannen leggen (Groothuisbouw Emmeloord) Maasbracht - YouTube

Dag 8 Time lapse isoleren en luchtdicht maken (Groothuisbouw Emmeloord) Maasbracht - YouTube

Dag 9 Time lapse Metselen dag 1 front en zijmuur deel 1 (Groothuisbouw Emmeloord) Maasbracht - YouTube

Dag 10 Time lapse Metselen dag 2 spits met detailmetselwerk (Groothuisbouw Emmeloord) Maasbracht - YouTube

Lege planning