## Burndown Charts - 2

De Sprint Burndown Chart geeft het team inzicht in de dagelijkse voortgang van een sprint ten opzichte van de vooraf gemaakte planning. Deze grafiek laat per sprint zien hoeveel werk er inmiddels is afgerond en wat er nog moet worden gedaan.
Bij één van de aan de slag opdrachten zijn we uitgegaan van de veronderstelling dat de eerste drie User Stories die op de Product Backlog staan in één sprint gerealiseerd zouden kunnen worden.

Prioriteit | User Story | Punten
1 | Als fietser wil ik dat de fiets een verende zadelpen krijgt, zodat de vering op onregelmatige ondergronden beter klappen kan opvangen. | 2
2 | Als fietser wil ik dat de fiets voorzien is van een model zadel waardoor ik zo min mogelijk last heb van zadelpijn. | 5
3 | Als fietser wil ik dat de fiets van een leren zadel wordt voorzien, zodat ik optimale ondersteuning krijg | 2
4 |  |

Het ontwikkelteam heeft een inschatting gemaakt dat 1 punt overeenkomt met twee werkdagen. In dit voorbeeld staat voor een sprint dan 9 punten en dat zijn dan 18 werkdagen. In de weekenden wordt niet gewerkt. Een sprint gaat dan ruim 3 weken in beslag nemen.