## Burndown Charts

Chart is de Engelse term voor koersgrafiek. Een koersgrafiek geeft het prijs- of koersverloop aan van bijvoorbeeld een aandeel. Bij Scrum worden ook verschillende typen grafieken gebruikt die lijken op koersgrafieken, de zogenaamde Burndown Charts. Deze Burndown Charts worden in Scrum gebruikt om de voortgang bij te houden. Er zijn twee Burndown Charts:

1. De Release Burndown
2. De Sprint Burndown

In de Release Burndown Chart kan de voortgang van een Scrum project worden bekeken. Deze grafiek laat de relatie zien tussen het aantal punten die in de Product Backlog worden vermeld en het aantal sprints dat moet worden doorlopen.
Veronderstel dat voor het project van de wielrenfiets in de Product Backlog in het totaal 72 punten staan. Zoals al eerder is uitgelegd, staan de vermelde punten voor een hoeveelheid tijd (werk) die nodig is om een taak uit te voeren. Het totaal aantal punten, in dit geval 72, staat dan voor de hoeveelheid tijd die nodig is om het hele project af te ronden. Aan het begin van het project is er ingeschat dat er 8 sprints nodig zijn om het complete project af te ronden. Dat betekent dus gemiddeld 9 punten per sprint.

Als alles volgens planning zou verlopen, zou de Release Burndown Chart er als volgt uitzien:

De praktijk blijkt echter weerbarstig. De eerste drie sprints verlopen helemaal volgens de planning. In de vierde maar ook in de zesde sprint wijkt de benodigde tijd af van de geplande tijd.

Uit beide grafieken kan worden afgeleid, dat al het werk uiteindelijk toch in 8 sprints afgerond kan worden. Soms klopt de planning echter niet. Dankzij de Burndown Chart zie je dat al in een vroeg stadium. In die gevallen zou de Product Backlog nog eens bekeken moeten worden.