## 4.5 De inschrijfstaat

De bestekbegroting wordt gemaakt op basis van het bestek. Het bestek bevat een geschreven gedeelte en de bestek- en werktekeningen.

Aan het einde van het bestek vind je een inschrijvingsbiljet en -staat. De werkzaamheden en hoeveelheden zijn automatisch overgenomen uit deel 2.2 van het bestek. Met deze (ingevulde) staat geeft de aannemer aan voor welk bedrag hij de klus wil klaren.
Wanneer je voor dit werk wilt inschrijven, zul voor elke bestekpost de prijs per eenheid en het totaalbedrag moeten invullen. De prijs die wordt ingevuld, is gebaseerd op de directe kosten. De som van alle bestekposten is het subtotaal.
Daarna worden de staartkosten ingevuld.

Hier vind je een voorbeeld van een inschrijfstaat.

Staartkosten
De staartkosten (de indirecte kosten) zijn kosten die een bedrijf maakt voor het uitvoeren van een werk en die niet aan een afzonderlijk onderdeel zijn toe te schrijven. Tot de staartkosten worden verschillende kostensoorten gerekend.
Hierna lichten we ze kort toe.

Eenmalige kosten
Eenmalige kosten zijn kosten die direct verband houden met het werk, maar die niet evenredig toe- of afnemen met de omvang.
Enkele voorbeelden van eenmalige kosten zijn:
– de aan- en afvoer van materieel;
– het verwerven van vergunningen;
– het inrichten van het werkterrein.

Uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten zijn kosten die worden gemaakt tijdens het uitvoeren van het project, maar die niet direct productief zijn voor het verwerken van de bestekhoeveelheden. De uitvoeringskosten zijn dus de kosten die op het werk worden gemaakt, maar die niet productief zijn waar het de te verwerken bestekshoeveelheden betreft. Denk aan: personeelskosten uitvoerder,
administratie, gas, water, telefoonkosten, huur uitzetmateriaal en dergelijke.

Algemene kosten
Tot de algemene kosten worden de overheadkosten van de aannemer gerekend, die als een percentage van de totale omzet door de aannemer worden toegerekend. De algemene kosten omvatten de kosten van huisvesting van het bedrijf, van de centrale organisatie en van de afdelingen die niet worden doorberekend op basis van verrichte diensten.

Winst en risico
Winst is het bedrag dat overblijft nadat alle kosten en risico’s die met het project samenhangen, zijn verrekend. Onder risico’s vallen alle onvoorziene omstandigheden, uitvoeringsrisico’s en niet-verrekenbare loon- en prijsstijgingen. Ook renteverlies en het niet kunnen verrichten van werkzaamheden door regen, wachturen door te late leveranties of reparaties aan materieel vallen hieronder.

Bijdrage RAW-systematiek

Voor de kosten van het onderhoud en het gebruik van de RAW-systematiek moet een bepaald percentage (0,15%) worden afgedragen aan de CROW. Deze post wordt als een aparte post in de begroting opgenomen.